Б. С. СТОМОНЯКОВА И ПОРУЧЕНИЕ СЕКРЕТАРЮ

Важнейшая часть материала для Каширской станции, а именно изоляторы,
заказана и будет отправлена в конце августа, за исключением небольшой части, которая пойдет в

Каких?

Очень ли важных?
первой половине сентября. Сроки доставки всех остальных материалов от трех до четырех месяцев, так как ни один завод не
может изготовить раньше. На электровозы сроки около шести
месяцев. Делаем все возможное для сокращения всех сроков.

Все дело ведется ударным порядком Старковым и мною. 5 августа. Стомоняков.

Не для
Каширы?
8/VIII + 4 месяца = 8. XII!! А доставка? А установка?

Послать Г. Дм. Цюрупе, чтобы тотчас мне вернул с отзывом. Что это значит?

Какой срок пуска станции отсюда вытекает?

11/VIII. Ленин

---

Написано 11 августа 1921 г.

Впервые напечатано в 1933 г.

в Ленинском сборнике XXIII

Печатается по рукописи